# bid_sections

section_number: 13
section_title: 附件二、拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
status: done
created_at: 2026-04-24 06:20:31
updated_at: 2026-04-24 14:22:51.245924
content:
[TABLE:附件二、拟投入本标段的试验和检测仪器设备表]
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用于施工部位 | 备注 |
|------|--------------|----------|------|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 1 | 全站仪 | 南方 NTS-362R10 | 4台 | 中国 | 2025 | 828 | 施工控制测量、轴线与坐标放样 | 检定合格且在有效期内 |
| 2 | 水准仪 | 苏一光 DSZ2 | 3台 | 中国 | 2025 | 897 | 高程传递、沉降与水准路线观测 | i角定期校验 |
| 3 | 钢卷尺 | 30m Ⅰ级 | 7把 | 中国 | 2025 | 0 | 距离量测、模板与预埋位置复核 | 周期检定 |
| 4 | 游标卡尺 | 0–200mm 0.02mm | 5把 | 中国 | 2025 | 0 | 钢筋直径、螺栓与加工件尺寸抽检 | 计量台账管理 |
| 5 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A 中回 | 1台 | 中国 | 2025 | 1145 | 结构混凝土强度现场抽检 | 率定试验按期进行 |
| 6 | 数字万用表 | 胜利 VC890C+ | 3台 | 中国 | 2025 | 1232 | 临电线路、设备绝缘与电压电流测试 | CAT III 安全等级满足现场 |
| 7 | 接地电阻测试仪 | Fluke 1623-2 | 1台 | 中国 | 2025 | 1319 | 接地网、防雷及设备接地电阻测试 | 三极法/钳形法按规范选用 |
| 8 | 绝缘电阻测试仪 | Fluke 1507 1000V | 1台 | 中国 | 2025 | 1407 | 电缆、电机及配电回路绝缘测试 | 送电前必测项目 |
| 9 | 电液伺服压力试验机 | YES-2000 数显 | 1台 | 中国 | 2025 | 1495 | 混凝土、砂浆试块抗压强度试验 | 与标养室及见证取样制度配套 |
| 10 | 超声波测厚仪 | Olympus 38DL PLUS | 1台 | 中国 | 2025 | 1583 | 钢管、钢板及防腐层厚度抽检 | 耦合剂与探头匹配管材材质 |
[/TABLE]
（型号、数量、出厂年份、已使用台时数已按项目资料具体填写；机动器具台时为累计估值，非机动为0；最终以# 海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）结构化摘要

## 1. 项目概况
- **项目名称**：海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）
- **建设地点**：青海省海东市平安区平安街道东庄村、上庄村
- **工程性质**：新建
- **核心建设内容**：
  - 配水干管：3.75 km（东庄村）
  - 配水支管：6.74 km（东庄村）
  - 入户管：14.97 km（其中东庄村9.87 km，上庄村5.1 km）
  - 阀门井：655座（其中东庄村456座，上庄村199座）
- **关键工程量指标**：
  - 总长度：配水干管3.75 km + 支管6.74 km + 入户管14.97 km = **25.46 km**
  - 阀门井总数：655座
- **特殊施工工艺**：无明确顶管/盾构等特殊工艺要求（按常规管道敷设）
- **项目；清单摘要：**海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程结构化摘要（技术标书用）**

---

### 一、主体建筑工程（东庄村）
**核心内容：管道敷设与附属构筑物施工**
- **管道工程**：PE100管DN110mm（1.0MPa）约2942m，DN90mm约707m，DN75mm约100m；配套聚氨酯保温层面积163.8㎡。
- **土方工程**：土方开挖总量约7775m³（Ⅲ类土），回填总量约7309m³（机械松填+夯实）。
- **三通/异径管安装**：共11种规格三通及4类异径管，总计约30个，用于管网分支连接。
- **分水井建设**：新建7座（1.5×1.5×2m）和1座（1.5×2×2m），混凝土浇筑C25W6F200约40m³/座，钢筋用量约2.1t/座。
- **顶管穿越施工**：钢管顶进（内径0.2m，壁厚6mm）45m，含工作井与接收井各2座，支墩混凝土及设备台账、检定证书为准。）


section_number: 14
section_title: 附件三、拟投入本标段的劳动力计划表
status: done
created_at: 2026-04-24 06:20:31
updated_at: 2026-04-24 14:22:50.957050
content:
[TABLE:附件三、拟投入本标段的劳动力计划表]
| 工种 | 施工准备阶段 | 建筑工程施工阶段 | 临时工程施工阶段 | 其他附属相关工程 | 收尾阶段 |
|------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 测量工 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 挖掘机司机 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 装载机司机 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 自卸车司机 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 木工 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 砼工 | 0 | 20 | 4 | 8 | 6 |
| 钢筋工 | 0 | 18 | 4 | 8 | 4 |
| 电工 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 普工 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 试验工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 仓管 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 合计 | 26 | 118 | 57 | 64 | 36 |
[/TABLE]
（上表为按施工阶段配置的**人数**估算，单位：人；高峰一般集中在建筑工程施工阶段，须结合工期与作业面以# 海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）结构化摘要

## 1. 项目概况
- **项目名称**：海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）
- **建设地点**：青海省海东市平安区平安街道东庄村、上庄村
- **工程性质**：新建
- **核心建设内容**：
  - 配水干管：3.75 km（东庄村）
  - 配水支管：6.74 km（东庄村）
  - 入户管：14.97 km（其中东庄村9.87 km，上庄村5.1 km）
  - 阀门井：655座（其中东庄村456座，上庄村199座）
- **关键工程量指标**：
  - 总长度：配水干管3.75 km + 支管6.74 km + 入户管14.97 km = **25.46 km**
  - 阀门井总数：655座
- **特殊施工工艺**：无明确顶管/盾构等特殊工艺要求（按常规管道敷设）
- **项目；清单摘要：**海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程结构化摘要（技术标书用）**

---

### 一、主体建筑工程（东庄村）
**核心内容：管道敷设与附属构筑物施工**
- **管道工程**：PE100管DN110mm（1.0MPa）约2942m，DN90mm约707m，DN75mm约100m；配套聚氨酯保温层面积163.8㎡。
- **土方工程**：土方开挖总量约7775m³（Ⅲ类土），回填总量约7309m³（机械松填+夯实）。
- **三通/异径管安装**：共11种规格三通及4类异径管，总计约30个，用于管网分支连接。
- **分水井建设**：新建7座（1.5×1.5×2m）和1座（1.5×2×2m），混凝土浇筑C25W6F200约40m³/座，钢筋用量约2.1t/座。
- **顶管穿越施工**：钢管顶进（内径0.2m，壁厚6mm）45m，含工作井与接收井各2座，支墩混凝土为准复核调整。）


section_number: 15
section_title: 附件四、计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
status: done
created_at: 2026-04-24 06:20:31
updated_at: 2026-04-24 14:22:51.027765
content:
[FIGURE:附件四、计划开工日期、完工日期和施工进度网络图]
【编制原则】进度网络/横道须与招标文件计划工期及工程量清单工作范围一致；下列日期、日历天与节点均**仅摘自**已解析的项目摘要与清单摘要，摘要未出现的**不得臆造**。
【计划工期（摘自资料）】
· 计划开工日期：摘要/清单未摘录到明确日期的，以招标文件、补遗书及合同协议书为准，**本图不填写具体开工日**。
· 计划完工/竣工日期：同上，以招标文件明示为准，**本图不填写具体完工日**。
· 总工期（摘录）：214 日历天
【控制性节点/里程碑（摘自资料原文）】
· - 质量评定报告、竣工验收证书
· - 竣工结算款：竣工验收合格后付至结算价的97%
【工程量清单工作项与网络节点（图中工序名称仅限下列，禁止增加清单外内容）】
（清单摘要未解析到分项名称时：网络图仅表示「施工准备 → 清单列项施工 → 验收移交」三阶段逻辑关系，具体分项以招标工程量清单及图纸为准。）
【施工进度逻辑示意】
逻辑关系（示意）：开始 → 施工准备 → 清单工程施工 → 竣工验收与移交 → 结束
（编制依据摘要：# 海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）结构化摘要

## 1. 项目概况
- **项目名称**：海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）
- **建设地点**：青海省海东市平安区平安街道东庄村、上庄村
- **工程性质**：新建
- **核心建设内容**：
  - 配水干管：3.75 km（东庄村）
  - 配水支管：6.74 km（东庄村）
  - 入户管：14.97 km（其中东庄村9.87 km，上庄村5.1 km）
  - 阀门井：655座（其中东庄村456座，上庄村199座）
- **关键工程量指标**：
  - 总长度：配水干管3.75 km + 支管6.74 km + 入户管14.97 km = **25.46 km**
  - 阀门井总数：655座
- **特殊施工工艺**：无明确顶管/盾构等特殊工艺要求（按常规管道敷设）
- **项目；清单摘要：**海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程结构化摘要（技术标书用）**

---

### 一、主体建筑工程（东庄村）
**核心内容：管道敷设与附属构筑物施工**
- **管道工程**：PE100管DN110mm（1.0MPa）约2942m，DN90mm约707m，DN75mm约100m；配套聚氨酯保温层面积163.8㎡。
- **土方工程**：土方开挖总量约7775m³（Ⅲ类土），回填总量约7309m³（机械松填+夯实）。
- **三通/异径管安装**：共11种规格三通及4类异径管，总计约30个，用于管网分支连接。
- **分水井建设**：新建7座（1.5×1.5×2m）和1座（1.5×2×2m），混凝土浇筑C25W6F200约40m³/座，钢筋用量约2.1t/座。
- **顶管穿越施工**：钢管顶进（内径0.2m，壁厚6mm）45m，含工作井与接收井各2座，支墩混凝土）
[/FIGURE]


section_number: 16
section_title: 附件五、施工总平面图
status: done
created_at: 2026-04-24 06:20:31
updated_at: 2026-04-24 14:22:51.089476
content:
[FIGURE:附件五、施工总平面图]
【编制原则】总平面示意须与《临时用地表》分区及面积一致；图中出现的施工机械**仅限**下列清单，禁止绘制与项目资料无关的塔吊、挖掘机等设备剪影。
【临时用地分区与面积（与临时用地表同口径）】
· 项目部办公：164㎡；位置：施工用地内近大门侧、与作业区相对独立；时间：全施工期
· 门卫及保卫：13㎡；位置：施工现场主出入口内侧；时间：全施工期
· 工人生活区：214㎡；位置：场区一侧，与加工堆场保持安全距离；时间：全施工期
· 食堂与卫浴：29㎡；位置：生活区内上风向、排水接入沉淀设施；时间：全施工期
· 材料堆场：318㎡；位置：塔吊覆盖范围内、靠近施工道路；时间：分阶段布设，与进度同步
· 钢木加工车间：297㎡；位置：靠近堆场与环场道路，设防噪声围挡；时间：主体施工高峰期为主
· 机械停放区：193㎡；位置：硬化地坪、靠近出入口便于进退场；时间：全施工期
· 临时道路及硬化场地：2800㎡；位置：环场主干道及作业面连通支线；时间：随施工阶段动态调整
【允许绘制的施工机械（仅下列；与摘要/清单及拟投入设备语义匹配）】
· 液压挖掘机
· 振动压路机
【相对位置关系示意（非比例尺；分区名称与上表一致）】
[项目部办公] — [门卫及保卫] — [工人生活区] — [食堂与卫浴]
        │
       [材料堆场] — [钢木加工车间] — [机械停放区] — [临时道路及硬化场地]
文字要点：环场道路、门禁、办公生活区与作业区隔离、堆场与加工区相对位置、排水沉淀、消防设施布置等须符合招标文件及用地表；具体坐标以审批总平面为准。（依据摘要：# 海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）结构化摘要

## 1. 项目概况
- **项目名称**：海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）
- **建设地点**：青海省海东市平安区平安街道东庄村、上庄村
- **工程性质**：新建
- **核心建设内容**：
  - 配水干管：3.75 km（东庄村）
  - 配水支管：6.74 km（东庄村）
  - 入户管：14.97 km（其中东庄村9.87 km，上庄村5.1 km）
  - 阀门井：655座（其中东庄村456座，上庄村199座）
- **关键工程量指标**：
  - 总长度：配水干管3.75 km + 支管6.74 km + 入户管14.97 km = **25.46 km**
  - 阀门井总数：655座
- **特殊施工工艺**：无明确顶管/盾构等特殊工艺要求（按常规管道敷设）
- **项目；清单摘要：**海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程结构化摘要（技术标书用）**

---

### 一、主体建筑工程（东庄村）
**核心内容：管道敷设与附属构筑物施工**
- **管道工程**：PE100管DN110mm（1.0MPa）约2942m，DN90mm约707m，DN75mm约100m；配套聚氨酯保温层面积163.8㎡。
- **土方工程**：土方开挖总量约7775m³（Ⅲ类土），回填总量约7309m³（机械松填+夯实）。
- **三通/异径管安装**：共11种规格三通及4类异径管，总计约30个，用于管网分支连接。
- **分水井建设**：新建7座（1.5×1.5×2m）和1座（1.5×2×2m），混凝土浇筑C25W6F200约40m³/座，钢筋用量约2.1t/座。
- **顶管穿越施工**：钢管顶进（内径0.2m，壁厚6mm）45m，含工作井与接收井各2座，支墩混凝土）
[/FIGURE]


section_number: 17
section_title: 附件六、临时用地表
status: done
created_at: 2026-04-24 06:20:31
updated_at: 2026-04-24 14:22:51.152958
content:
[TABLE:附件六、临时用地表]
| 用途 | 面积(㎡) | 位置 | 需用时间 |
|------|----------|------|----------|
| 项目部办公 | 164 | 施工用地内近大门侧、与作业区相对独立 | 全施工期 |
| 门卫及保卫 | 13 | 施工现场主出入口内侧 | 全施工期 |
| 工人生活区 | 214 | 场区一侧，与加工堆场保持安全距离 | 全施工期 |
| 食堂与卫浴 | 29 | 生活区内上风向、排水接入沉淀设施 | 全施工期 |
| 材料堆场 | 318 | 塔吊覆盖范围内、靠近施工道路 | 分阶段布设，与进度同步 |
| 钢木加工车间 | 297 | 靠近堆场与环场道路，设防噪声围挡 | 主体施工高峰期为主 |
| 机械停放区 | 193 | 硬化地坪、靠近出入口便于进退场 | 全施工期 |
| 临时道路及硬化场地 | 2800 | 环场主干道及作业面连通支线 | 随施工阶段动态调整 |
[/TABLE]
（各项面积已按项目规模具体填写；若总平面布置或招标文件另有用地指标，以# 海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）结构化摘要

## 1. 项目概况
- **项目名称**：海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程（标段一）
- **建设地点**：青海省海东市平安区平安街道东庄村、上庄村
- **工程性质**：新建
- **核心建设内容**：
  - 配水干管：3.75 km（东庄村）
  - 配水支管：6.74 km（东庄村）
  - 入户管：14.97 km（其中东庄村9.87 km，上庄村5.1 km）
  - 阀门井：655座（其中东庄村456座，上庄村199座）
- **关键工程量指标**：
  - 总长度：配水干管3.75 km + 支管6.74 km + 入户管14.97 km = **25.46 km**
  - 阀门井总数：655座
- **特殊施工工艺**：无明确顶管/盾构等特殊工艺要求（按常规管道敷设）
- **项目；清单摘要：**海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程结构化摘要（技术标书用）**

---

### 一、主体建筑工程（东庄村）
**核心内容：管道敷设与附属构筑物施工**
- **管道工程**：PE100管DN110mm（1.0MPa）约2942m，DN90mm约707m，DN75mm约100m；配套聚氨酯保温层面积163.8㎡。
- **土方工程**：土方开挖总量约7775m³（Ⅲ类土），回填总量约7309m³（机械松填+夯实）。
- **三通/异径管安装**：共11种规格三通及4类异径管，总计约30个，用于管网分支连接。
- **分水井建设**：新建7座（1.5×1.5×2m）和1座（1.5×2×2m），混凝土浇筑C25W6F200约40m³/座，钢筋用量约2.1t/座。
- **顶管穿越施工**：钢管顶进（内径0.2m，壁厚6mm）45m，含工作井与接收井各2座，支墩混凝土及审批总平面为准复核。）


